<p>Stavba byla zahájena v říjnu 2020 vypouštěním rybníka, byl proveden odlov ryb, transfer vzácné škeble rybniční a likvidace raka pruhovaného, který je přenašečem tzv. račího moru. Původní přelivy na bohutínské a kozičínské straně hráze byly zrušeny, stejně jako původní odtokový objekt. Vody přitékající do rybníka jsou odváděny provizorním obtokem přes zrušený kozičínský přeliv.<br />Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka se v současném době nachází ve své druhé třetině. Jsou dokončeny železobetonové konstrukce nového bezpečnostního přelivu a sdruženého objektu, který zajišťuje odtok vody do Litavky a odběr průmyslové vody pro příbramskou teplárnu.<br />Nový objekt je v tělese hráze z větší části zasypán a hráz je tak v tomto úseku částečně obnovena. V současné době probíhá budování opevněného koryta odtoku vody do Litavky. V závislosti na klimatických podmínkách budou od ledna prováděny práce na dosypání návodního líce hráze a jeho opevnění kamenným záhozem. Vzhledem ke komplikovanému zakládání bezpečnostního přelivu vlivem neúnosného podloží se stavba dostala do cca 3 měsíčního zpoždění.<br />Další posun termínu je zhotovitelem avizován z důvodu závislosti zpracování jílu pro dosypání hráze na klimatických podmínkách. I přes výše uvedené komplikace přijímá zhotovitel takový postup prací, aby byl zajištěn odběr průmyslové vody dle původního předpokladu, tj. od dubna 2022.</p>
<p> </p>
<p><img src="img/upload/%C5%BDanet/DJI_0381-Edit-9.jpg?1641208500295" alt="DJI_0381-Edit-9" /></p>
<p> </p>
<p><img src="img/upload/%C5%BDanet/20211115_122845.jpg?1641208518170" alt="20211115_122845" /></p>
<p> </p>
<p><img src="img/upload/%C5%BDanet/20210907_120710.jpg?1641208528794" alt="20210907_120710" /></p>
<p> </p>
<p><img src="img/upload/%C5%BDanet/20211214_114044.jpg?1641208541727" alt="20211214_114044" /></p>
<p> </p>
<p><img src="img/upload/%C5%BDanet/20210802_121022.jpg?1641208553098" alt="20210802_121022" /></p>